ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06/CP CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12/9/2024 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đã diễn ra cuộc họp nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP của Sở. Dự và chỉ đạo cuộc họp có Ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thượng tá Nguyễn Đức Sơn – Trưởng phòng PC06 –Tổ phó Tổ giúp việc Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thị xã và thành phố; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Bình Phước.
         Toàn cảnh cuộc họp
           Tại cuộc họp, thay mặt cho Sở Tài nguyên và Môi trường Ông Bàn Văn Hà – Phó Chánh Văn phòng Sở đã thông qua kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP đến nay như: Đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Công văn số 714/CĐS-PCĐS ngày 09/8/2024 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường). Hoàn thành việc kết nối, tích hợp, cung cấp 02 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở các huyện, thị xã và phố, đã hoàn thành dữ liệu không gian 10/11 và dữ liệu thuộc tính 9/11. Sở đã thực hiện số hóa được 88% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh; biên tập chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính vào phần mềm TNMT để vận hành và khai thác: Dữ liệu không gian (105/111 xã, phường, thị trấn), Dữ liệu thuộc tính (97/111 xã, phường, thị trấn). Kết quả số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị số hóa 100%. Đưa phần mềm TNMT vào vận hành, khai thác tại Văn phòng Đăng ký đất đai và trên địa bàn 11/11 huyện, thị xã, thành phố; liên thông với Cổng dịch vụ công của tỉnh, liên thông toàn huyện được 10/11 huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đối với Mô hình 34: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua CSDLQG về dân cư, VNeID (Mô hình điểm: Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phú Riềng) đến nay, các bước triển khai thực hiện tại địa phương đã hoàn thành, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, làm sạch và xác thực dữ liệu về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thông qua CSDLQG về dân cư.
Ông Bàn Văn Hà – Phó Chánh Văn phòng Sở thông qua kết quả đạt được trong triển khai,
thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP
          Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như : công tác xác định bản đồ giao thông của UBND cấp huyện để cập nhật vào bản đồ địa chính chính quy kéo dài; thiếu nhân sự phục vụ công tác xét duyệt hồ sơ đất đai cấp xã; Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành nên một số căn cứ pháp lý đã thay đổi do đó Sở đang dự thảo chỉnh sửa một số quyết định để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và phối hợp VNPT bổ sung chỉnh sửa một số chức năng của phần mềm TNMT cho phù hợp. Đến này đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDLQG về dân cư. Tuy nhiên, việc kết nối, sử dụng CSDLQG về dân cư trong xây dựng, cập nhật, vận hành CSDL đất đai vẫn chưa có quy trình hướng dẫn, giải pháp thực hiện rà soát, làm sạch và xác thực dữ liệu.
         Nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc nêu trên các đại biểu dự họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 của Sở đúng kế hoạch đề ra.




Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp
       Trong thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra Ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Chi cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, các đơn vị thi công, VNPT Bình Phước hoàn thành biên tập chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính và các cơ sở dữ liệu đất đai còn lại vào phần mềm TNMT để vận hành, khai thá (trong tháng 10/2024); Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Tổ Công tác triển khai Đề án 06, Chi nhánh Phú Riềng đánh giá lại khối lượng công việc, kinh phí thực hiện để tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Mô hình 34 (chọn 01 xã của huyện Phú Riềng làm mô hình điểm để thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu); hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đất đai đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, VNPT Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Sở trong việc đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thiết bị đang đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và phần mềm TN&MT để đảm bảo liên kết với dữ liệu dân cư quốc gia cũng như đảm bảo trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm TN&MT.
Ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở phát biểu kết luận cuộc họp

Tác giả: Bảo Trần Đình
