Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

https://stnmt.binhphuoc.gov.vn

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐO CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Chiều ngày 26/4/2024 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, Ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các Dự án đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố; Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố; đại diện VNPT Bình Phước; các đơn vị thi công và giám sát thực hiện dự án.
Toàn cảnh hội nghị
         Tại hội nghị, thay mặt cho Sở Tài nguyên và Môi trường Ông Vương Văn Hào – Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai đã thông qua Báo cáo tiến độ đến tháng 4 các dự án đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đến nay, tổng số thửa đất cần kê khai đăng ký là 153.629 thửa, số thửa đã kê khai đăng ký: 74.051 thửa đạt tỷ lệ 48.2%, công tác bàn giao hồ sơ và xét duyệt ở cấp xã là 48.389 thửa (huyện Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Đăng, thị xã Phước Long, Chơn Thành, Bình Long). Biên tập chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính vào phần mềm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đối với dữ liệu không gian là 103/111 xã/phường/thị trấn và dữ liệu thuộc tính 93/111 xã/phường/thị trấn. Vận hành chính thức và liên thông thực hiện in GCNQSDĐ từ Chi nhánh về VPĐKĐĐ đối với 4 chi nhánh: huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng và thành  phố Đồng Xoài. Kết quả khai thác trên phần mềm Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/01/2024 – 20/4/2024: 20.397 hồ sơ. Các Chi nhánh còn lại vừa thực hiện chuẩn hóa vừa vận hành thử nghiệm cơ sở dữ liệu với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7.415 hồ sơ.
          Bên cạnh, những kết quả đạt được đến nay, trong quá trình thực diện các dự án vẫn gặp không ít khó khăn như: Một số người sử dụng đất chưa quan tâm đên công tác kê khai đăng ký, nhiều trường hợp đã có GCNQSDĐ nhưng chưa có nhu cầu cấp đổi GCNQSDĐ, một số trường hợp do đo đạc từ lâu với công cụ thô sơ dẫn đến ranh giới hiện trạng và ranh trên GCNQSDĐ không phù hợp, người sử dụng yêu cầu phải xác minh. Công tác xét duyệt hồ sơ đất đai ở cấp xã chưa đảm bảo theo kế hoạch, do khối lượng hồ sơ cần xét duyệt rất lớn trong khi nhân sự xét duyệt cấp xã chủ yếu là cán bộ địa chính xã (chỉ có 1 người) vừa làm nhiệm vụ theo quy định vừa thực hiện rà soát, xét duyệt hồ sơ. Công tác xác nhận bản đồ giao thông chưa được thống nhất cập nhật ở một số địa phương đặc biệt đối với các tuyến đường phát sinh; công tác xác minh hiện trạng gặp phải khó khăn khi các công ty cao su, các hồ hủy lợi, hồ thủy điện,…không ký giáp ranh.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị
Ông Diệp Trường Vũ - Phó Giám đốc Sở TNMT chỉ đạo tại hội nghị
 
        Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Mặt khác cũng phê bình các đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện, phối hợp với đia phương chưa được tốt, phương pháp làm việc chưa được khoa học,…dẫn đến tiến độ vẫn chưa được kết quả như kỳ vọng. Vì vậy, trong thời gian tới để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra Chi cục Quản lý đất đai, các đơn vị thi công, đơn vị giám sát thực hiện dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết từng hạng mục công việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới và gửi đến các địa phương để địa phương bố trí nhân sự (nhất là cán bộ địa chính cấp xã); có lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ, công tác xét duyệt hồ sơ hoàn thành trước 15/7/204; các địa phương nhanh chóng chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn đã nêu trên thuộc thẩm quyền của địa phương minh; Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, các đơn vị thi công, VNPT hoàn thành biên tập chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính và các cơ sở dữ liệu đất đai còn lại vào phần mềm TNMT để vận hành, khai thác.
Ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị

Tác giả: Bảo Trần Đình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây